BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Mozilla.org/NONSGML Mozilla Calendar V1.1//EN
VERSION:2.0
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:19700329T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:19701025T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CREATED:20200525T052857Z
LAST-MODIFIED:20200525T064033Z
DTSTAMP:20200525T064033Z
UID:dc182c83-86e3-48e5-abfe-c0d261727b5c
SUMMARY:Kickoff CEFEG
ORGANIZER;RSVP=TRUE;PARTSTAT=ACCEPTED;ROLE=CHAIR:mailto:sven.bochmann@lase
 rvorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=REQ-PARTICIPANT:mailto:thoma
 s.koehler@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=REQ-PARTICIPANT:mailto:hans-
 michael.ochlich@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Rico Römer;PARTSTAT=ACCEPTED;ROLE=REQ-PARTICIPANT:m
 ailto:rico.roemer@laservorm.com
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200525T143000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200525T150000
TRANSP:OPAQUE
LOCATION:Mulde
DESCRIPTION:Hallo zusammen\,\n\nbitte heute dringend um ein kurzes Kickoff
  - notfalls anderen Zeitvorschlag.\n\nWir haben einen Auftrag von CEFEG er
 halten:\n\nP:\\2020\\2003_CEF\n\nAngebot O005111-1\n\nSchall- und Lasersch
 utzkabine für eine Presse mit Laserschweißprozess (Trumpf Laser und Opti
 k).\n\nUnsere Aufgaben:\n- Sicherheitstechnik Laserschutzklasse 1 incl. Ve
 rkabelung incl. Dokumentation/Gefährdungsbeurteilung\n- Beauftragen der F
 irma Fuechtenkoetter mit 6 Wochen Lieferzeit\, (Pönale)\n- Info an Firma 
 Fuechtenkoetter\, wo wir Befestigungspunkte wünschen\, Abstimmung\, wohin
  die zwei Laserschutzfenster sollen.\n- Einrichten des Laser-Prozesses (Ei
 nrichten des Lasers durch Trumpf)\n- Steuerungsanbindung an die Presse (Au
 slösen des Lasers/Sicherheit)\n- kleiner Schaltschrank\, einfache Sicherh
 eits-SPS\, einfaches Bedienfeld\n- Überprüfen der bifokalen Trumpf Optik
 \, Ausrichten\n- Absaugung LAS300 MD16\n- Beleuchtung Trilux\n- Justage de
 r Optik/Inbetriebnahme\n\nEs sind 13 Manntage für Montage/Einrichtung/Inb
 etriebnahme/Einfahren der Prozesse kalkuliert\, Mehrbedarf wird nach Aufwa
 nd berechnet. Keine Maschine - aber Arbeit für die nächsten Wochen :)\n\
 nSven Bochmann \n \nDie Realisierung sollte innerhalb von 8 Wochen (!) erf
 olgen\, die Kabine wird mit 6 Wochen Lieferzeit bestellt.\n\n
SEQUENCE:1
X-MOZ-RECEIVED-SEQUENCE:1
X-MOZ-RECEIVED-DTSTAMP:20200525T060202Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR
