BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Mozilla.org/NONSGML Mozilla Calendar V1.1//EN
VERSION:2.0
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:19700329T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:19701025T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CREATED:20230112T145835Z
LAST-MODIFIED:20230113T075031Z
DTSTAMP:20230113T075031Z
UID:df421c42-b69d-4716-a955-8f979d3361ed
SUMMARY:[2202/2231] Internes Kick-Off + Nachbesprechung 1916
ORGANIZER;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=REQ-PARTICIPANT:mailto:simon.kimme@las
 ervorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=David Kimme;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=REQ-PARTICIPAN
 T:mailto:david.kimme@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Sven Bochmann;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=OPT-PARTICIP
 ANT:mailto:sven.bochmann@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Rico Römer;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=REQ-PARTICIPAN
 T:mailto:rico.roemer@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=karin.mikley@laservorm.com;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE
 =OPT-PARTICIPANT:mailto:karin.mikley@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Christopher Fogarasi;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=REQ-P
 ARTICIPANT:mailto:christopher.fogarasi@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Anett Röttig;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=OPT-PARTICIP
 ANT:mailto:anett.roettig@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Thomas Köhler;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=OPT-PARTICI
 PANT:mailto:thomas.koehler@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Thomas Kimme;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;ROLE=OPT-PARTICIPA
 NT:mailto:thomas.kimme@laservorm.com
ATTENDEE;RSVP=TRUE;CN=Melanie May;PARTSTAT=ACCEPTED;ROLE=REQ-PARTICIPANT:ma
 ilto:melanie.may@laservorm.com
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20230117T140000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20230117T153000
TRANSP:OPAQUE
LOCATION:BR Zschopau - ggf. auch Mulde
DESCRIPTION;ALTREP="data:text/html,%3Cbody%3E%0A%3Cdiv%3EHallo%20zusammen%2
 C%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eich%20habe%20mit%20der%20Nachbesprechung%C2%A0%20f
 %C3%BCr%20die%201916%20immer%20bis%20zum%20%0ANeuauftrag%20warten%20wollen%
 20-%20nun%20ist%20es%20so%20weit.%20Ich%20habe%20einige%20%0ATeilnehmer%20a
 ls%20optional%20eingetragen.%20Nehmt%20euch%20gern%20die%20Freiheit%2C%20ni
 cht%0A%20mit%20dabei%20zu%20sein.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%3Cbr%3E%0APunkte%
 20bzgl.%201916%20(ich%20hoffe%2C%20hier%20sind%20wir%20recht%20schnell%20du
 rch)%3A%0A%3Cul%3E%0A%20%20%3Cli%3EKurze%20finanzielle%20Auswertung%20(%40r
 ro%2Bkmi%3A%20Hier%20k%C3%B6nnen%20wir%20ja%20nochmal%0A%20reden%2C%20wie%2
 0detailliert%20das%20werden%20muss.%20Zeiten%20kennen%20wir%20ja%20aus%20de
 m%20%0ABCS)%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EWas%20ist%20schlecht%20gelaufen%20und%20mu
 ss%20bei%20den%20Neuprojekten%20ge%C3%A4ndert%20%0Awerden%3F%3C%2Fli%3E%0A%
 3C%2Ful%3E%0A%3Cdiv%3EPunkte%20bzgl.%202202%2F2231%3A%0A%3Cul%3E%0A%20%20%3
 Cli%3EKurzvorstellung%20des%20Auftrags%20(sbo%20bzw.%20ski)%3C%2Fli%3E%0A%2
 0%20%3Cli%3EKonstruktive%20%C3%84nderungen%20(Gestell%2090%C2%B0%20versetzt
 %20unterfahrbar)%20-%26gt%3B%20%0Acfo%3C%2Fli%3E%0A%20%20%3Cli%3EZeitplan%2
 0f%C3%BCr%20Beschaffung%3A%20Welche%20Liefertermine%20setzen%20wir%3F%20B%2
 6amp%3BR%0A%20in%202022%20noch%20bestellt%20(52%20Wochen%20Lieferzeit%3F)%2
 0-%26gt%3B%20LT%20ist%20am%2003.06.24%20%0Ageplant%20laut%20Vertrag%3C%2Fli
 %3E%0A%20%20%3Cli%3EVorgehen%20bei%20Beschaffung%20-%20hier%20Beschaffung%2
 0%C3%BCber%20Dispo%20erproben%3F%3C%2Fli%3E%0A%3C%2Ful%3E%0A%3Cdiv%3ESimon%
 3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fbody%3E":Hallo zusammen\,
 \nich habe mit der Nachbesprechung  für die 1916 immer bis zum Neuauftrag 
 warten\nwollen - nun ist es so weit. Ich habe einige Teilnehmer als optiona
 l\neingetragen. Nehmt euch gern die Freiheit\, nicht mit dabei zu sein.\n\n
 Punkte bzgl. 1916 (ich hoffe\, hier sind wir recht schnell durch):\n\n    K
 urze finanzielle Auswertung (@rro+kmi: Hier können wir ja nochmal reden\,\
 n    wie detailliert das werden muss. Zeiten kennen wir ja aus dem BCS)\n  
   Was ist schlecht gelaufen und muss bei den Neuprojekten geändert werden?
 \n\nPunkte bzgl. 2202/2231:\n\n    Kurzvorstellung des Auftrags (sbo bzw. s
 ki)\n    Konstruktive Änderungen (Gestell 90° versetzt unterfahrbar) -> c
 fo\n    Zeitplan für Beschaffung: Welche Liefertermine setzen wir? B&R in 
 2022 noch\n    bestellt (52 Wochen Lieferzeit?) -> LT ist am 03.06.24 gepla
 nt laut Vertrag\n    Vorgehen bei Beschaffung - hier Beschaffung über Disp
 o erproben?\n\nSimon\n
SEQUENCE:1
X-MOZ-INVITED-ATTENDEE:mailto:melanie.may@laservorm.com
X-MOZ-RECEIVED-SEQUENCE:1
X-MOZ-RECEIVED-DTSTAMP:20230112T152727Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR
